افزايش 40 درصدي تولید فولاد مذاب در کوره شماره 7 فولاد سازی

کد خبر: ۱۸۷۹۰۳

تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۴:۰۹

به منظور افزایش تولید واحد فولادسازی فولاد مبارکه تا میزان هفت و دو دهم میلیون تن فولاد مذاب در سال و اجراي طرح‌هاي توسعه و اصلاحي در کوره‌هاي قوس الکتريکي به همين منظور، اين بار اين اقدامات اصلاحي و افزايش ظرفيت بر روي کوره شماره 7 صورت گرفت و در پي آن ظرفيت توليد اين کوره تا 40 درصد افزايش يافت.

اين خبر را مهرداد عبدالرحيم زاده مدیر توسعه نواحی فولادسازی و آهن سازی فولاد مبارکه داد و گفت: با انجام اصلاحات مورد نظر بر روي اين کوره، قطر الکترودهای کوره از 600 به 700 میلی متر و ظرفیت بدنه کوره(Shell) از 180 تن به 200 تن و همچنین ظرفیت شارژ مواد افزایش یافته است بطوریکه این امر باعث کاهش زمان ذوب گیری از 120دقيقه تا 93.5 دقیقه برای هر ذوب شده و نهایتاً افزایش تعداد ذوب روزانه را به‌همراه خواهد داشت.

مهرداد عبدالرحيم زاده با بيان اين مطلب که بخش اعظمي از تجهيزات مورد نياز اين طرح‌هاي توسعه و اصلاحي بوسیله تهیه‌کنندگان و سازندگان داخل کشور تدارک شده است تصريح کرد: تجهیزات اساسی خارجی شامل ترانسفورماتور 140 تا 160 مگاولت آمپر، بازوها و سیستم نگهدارنده الکترود، سیستم لانس KT, تجهیزات هیدرولیک، تابلوهای سیستمهای برق و اتوماسیون و ابزار دقیق و سیستم تنظیم‌کننده الکترود مي‌باشد و تجهیزات اساسی ساخت داخل نيز شامل سقف کوره، بدنه اصلی و جدید کوره بصورت کامل داکتهای سیستم دفع دود حاصل از ذوب، پانلهای خنک کننده کوره، بخشی از تابلوهای داخل اطاق کنترل، ساخت و اصلاح راکر پدستال زیرکوره، بازسازی سیستم سوپر استراکچر و ساخت بلوک‌های سیستم لانس KT مي‌باشند.

ايشان در خصوص چگونگي اجراي اين پروژه اظهار داشت: در یک دوره توقف دو ماهه این کوره که از سوم آذر ماه 1393 شروع شده ابتدا کلیه تجهیزات قبلی دمونتاژ و پس از اجرای فعالیت های ساختمانی شامل مقاوم سازی پلاتفرم زیر ترانسفورماتور جدید، تقویت اسکلت فلزی جلوی کوره و اصلاح اساسی و چیدمان تابلوهای داخل اطاق کنترل، نصب تجهیزات داخلی و خارجی فوق الذکر همراه با اجرای شبکه‌های سیالاتی سیکلهای مختلف خنک‌کننده تجهیزات، شبکه های هیدرولیک، برق و ابزار دقیق و اتوماسیون و لانسKT و همچنين ایجاد تونل زیرزمینی جدید شماره 4 برای عبور کابلهای جدید با مقطع 800 میلی متر مربع جهت تأمین برق کوره‌های 1،2،7،8 فولادسازی و همچنین اجرای اصلاحات در قسمتهای آبرسانی و سیستم غبار نيز انجام شد.

وي خاطر نشان کرد: در سوم بهمن ماه سال جاري اجرای تست ها و راه اندازی این کوره پایان یافت و با موفقیت وارد بهره برداری شد.
مدیر توسعه نواحی فولادسازی و آهن سازی فولاد مبارکه در همين رابطه از همکاری واحدهای مختلف شرکت بخصوص بهره‌برداری ناحیه فولادسازی، شرکت آریا پیشرو قرن که کار مشاور اجرايي طرح را بر عهده داشت و شرکت صفا فولاد به عنوان پیمانکار اصلی و همچنین سایر مشاوران، پیمانکاران و نصابان و سازند‌گان داخل کشور قدرداني کرد.