انتخاب گزارش می‌دهد؛

88 درصد پروژه‌هاي عمرانی سال 94 معلق ماند

براساس قانون بودجه سال 1394 مقرر شده بود 516 طرح عمرانی در این سال خاتمه یابد در حالی که تنها 62 طرح عمرانی پايان یافته و برای 454 طرح عمرانی باقیمانده اعتباری برابر 45 هزار میلیارد ریال برای سال 1395 و میزان 184 هزار میلیارد ریال اعتبار برای سال‌های بعد در لايحه پیش‌بینی شده است.

کد خبر: ۲۵۷۰۳۸

تاریخ: ۱۸ اسفند ۱۳۹۴ - ۰۹:۰۹

گزارش‌ها نشان می‌دهد تنها 12 درصد از پروژه‌های عمرانی در سال 94 اعتبار گرفته و 88 درصد معلق مانده و به سال بعد موكول شده است.

به گزارش خبرنگار انتخاب اقتصادی، براساس قانون بودجه سال 1394 مقرر شده بود 516 طرح عمرانی در این سال خاتمه یابد در حالی که تنها 62 طرح عمرانی پايان یافته است و برای 454 طرح عمرانی باقیمانده اعتباری برابر 45 هزار میلیارد ریال برای سال 1395 و میزان 184 هزار میلیارد ریال اعتبار برای سال‌های بعد در لايحه پیش‌بینی شده است. به اين ترتيب تنها 12 درصد از پروژه‌ها در سال 94 اعتبار گرفته و 88 درصد معلق مانده و به سال بعد موكول شده است.
طی سال های 1376 تا 1393 نسبت عملکرد اعتبارات عمرانی به اعتبارات هزینه‌ای به‌رغم نوسانی بودن، در مجموع سیر نزولی داشته است به نحوی که به‌تدریج از 45 درصد در سال 1376 براساس پیش‌بینی به 16 درصد در سال 1394 رسید. این امر بدین معناست که به تدریج سهم عمده‌ای از منابع بودجه عمومی دولت صرف امور هزینه‌ای شده و سهم اعتبارات عمرانی کاهش یافته است.

در دوره 1381-1394 هزینه تأخیر در اتمام طرح‌های عمرانی بیش از 1.100 هزار میلیارد ریال مازاد بر پیش‌بینی ارقام مصوب بوده است. طی همین دوره برای خاتمه هر طرح به‌طور متوسط دو برابر برآوردهای اولیه اعتبار اختصاص یافته است.

اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در لايحه بودجه سال 1394 برابر با 597 هزار میلیارد ریال است و نسبت به همین رقم در قانون بودجه سال 1394 با 474 هزار میلیارد ریال، 26 درصد افزایش یافته است. این رقم نسبت به پیش‌بینی عملکرد قانون بودجه سال 1394، 140 درصدرشد داشته است.

اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی، متفرقه و استانی در لايحه بودجه سال 1395 به‌ترتیب 272 ،255 و 70 هزار میلیارد ریال را به‌خود اختصاص داده‌ است که نسبت به قانون سال پیش به‌ترتیب 5 ،30 و 28.5 درصد رشد داشته‌اند.