سخنگوی سازمان انرژی اتمی:

پیشرفت مذاکرات با چین برای بازطراحی رآکتور اراک

سخنگوی سازمان انرژی اتمی، ‌طراحی سوخت را یکی از موضوعات بسیار مهم درخصوص رآکتور اراک دانست و افزود: متخصصان کشورمان در این باره دیدگاه های ارزنده ای دارند که به طرف چینی ارائه شده است.

کد خبر: ۲۶۱۳۹۷

تاریخ: ۱۷ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۴:۲۹

سخنگوی سازمان انرژی اتمی پیشرفت مذاکرات با چینی‌ها را در زمینه بازطراحی رآکتور آب سنگین اراک، خوب و مناسب دانست.

بهروز کمالوندی با تبیین روند ادامه این مذاکرات گفت: علاوه بر اسناد رسمی و بیانیه مشترکی که میان جمهوری اسلامی ایران ، چین و امریکا در این باره امضا شد، یادداشت تفاهمی هم با چینی ها در این زمینه داریم که بر اساس آن تاکنون تماس ها و جلسات کارشناسی و فنی متعددی در تهران و پکن برگزار شده است.

وی افزود: در این جلسات درباره موضوعات و مسائل مختلفی اعم از بازطراحی رآکتور ، سوخت و تاسیسات جانبی که قرار است در کنار آن ساخته شود درحال مذاکره ایم که برخی از این مذاکرات عمیق و فنی است.

کمالوندی گفت : در این مذاکرات، ما خواسته هایی داریم و طرف مقابل دیدگاه هایی دارد که درحال نزدیک کردن دیدگاه های دو طرف هستیم اما به طور کلی این مذاکرات سرعت و پیشرفت مناسبی دارد.

وی اضافه کرد: چینی ها نیز در این باره دیدگاه های خاص خود را دارند که باید جمع نظرها را داشته باشیم تا الگوی مدنظر نهایی شود و پیش بینی می شود تا ماه های آینده آن را به نتیجه برسانیم.

کمالوندی در پاسخ به این پرسش که آیا امریکایی ها و چینی ها به تعهداتشان در بازطراحی رآکتور اراک پایبند هستند گفت: حداقل در این مراحل هیچ مشکلی در این باره نداریم.

وی در عین حال افزود: اگر قرار باشد محکی درخصوص مواضع طرف مقابل بزنیم در دو مقطع

تایید طراحی تفصیلی و آغاز کارهای مهندسی ساخت و تامین تجهیزات است که طبعا اگر قرار بر واردات بخشی از تجهیزات از جاهای دیگر باشد آنگاه می توان درباره همکاری آنان قضاوت کرد.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی اضافه کرد: اکنون در مراحلی نیستیم که به طرف مقابل نیاز مشخصی داشته باشیم ضمن آنکه در مشاوره و برگزاری جلسات، همکاری می شود و کارها به خوبی پیش می رود.

کمالوندی گفت: البته بنا داریم کارها را خودمان انجام دهیم و دیگران با ما همکاری کنند؛ بعضا هم کارها را خودمان سریع‌تر و بهتر انجام می دهیم اما منکر نمی شویم که طرف مقابل در برخی زمینه ها تجربیات بیشتری دارد همچنانکه چینی ها در ساخت رآکتورهای تحقیقاتی آب سنگین تجربه خوبی دارند.

وی افزود:‌ دلیلی وجود ندارد که با ما همکاری خوب و کافی نداشته باشند و تاکنون در مذاکرات با مشکل جدی مواجه نشده ایم.

معاون سازمان انرژی اتمی، فرایند بازطراحی رآکتور اراک تا بهره برداری از آن را کاری 4 تا 5 ساله

شامل مراحل مطالعاتی عمیق و فنی، طراحی تفصیلی و ساخت برشمرد.

کمالوندی گفت: البته در مرحله ساخت، از نظر ساختمانی جلو هستیم و نیازی نداریم که کارها را از نقطه صفر شروع کنیم اما بخش های دیگر نیاز به طراحی خاص خود را دارد.

وی افزود: یکی از تفاوت هایی که رآکتور بازطراحی شده با رآکتور سابق دارد این است که علاوه بر اقدامات فنی بر قلب رآکتور ، آزمایشگاه های جنبی متعددی ساخته می شود که آن نیز به طراحی، ساخت ، تجهیز و ایجاد ساختمان نیاز دارد.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی در پاسخ به پرسش دیگری درباره اینکه آیا جای رآکتور آب سنگین اراک تغییر می کند گفت : در طرح مدرن سازی رآکتور آب سنگین اراک از همه امکانات کنونی آن استفاده می‌شود و تنها تفاوتش با رآکتور قبلی، تغییر قلب آن است و در حفره ها و تعداد آن نیز تفاوت هایی وجود خواهد داشت.

کمالوندی افزود: همه اقدامات در مرکز رآکتور انجام می شود و در دیگر بخش های آن قرار نیست

تغییری ایجاد شود و جای رآکتور نیز عوض نمی شود.

وی همچنین درباره زمان اجرای این طرح گفت : پس از مشاوره های لازم تا یکی دو ماه آینده ، کار طراحی اعم از طراحی اصلی و تفصیلی آغاز می شود که یک تا یک سال و نیم طول می کشد و کارهای ساخت و نصب نیز حدود سه سال زمان می برد .

کمالوندی افزود: پس از آن هم دوره آزمایشی رآکتور و پیش‌راه‌اندازی باید طی شود که از 6 ماه تا  یک سال طول می کشد و در مجموع از چهار و نیم تا پنج سال دیگر شاید بتوانیم از آن بهره برداری کنیم.

معاون سازمان انرژی اتمی همچنین گفت : این سازمان برنامه 15 ساله تحقیق و توسعه و غنی سازی کشورمان را به آژانس بین المللی انرژی اتمی ارائه کرده و قرار است به مرحله ساخت حداقل یک نیروگاه اتمی در 15 سال برسیم.

وی افزود: پس از این مرحله فرصت گسترده تری در زمینه های مختلف مانند افزایش نیروگاه ها خواهیم داشت که برای پیشبرد این هدف درحال مذاکره با کشورهای مختلف هستیم.