مسئولان همچنان وعده می دهند؛

پروژه 15 کيلومتري که 10 ساله شد؛ آرزوی مردم تبریز!

کد خبر: ۳۱۳۹۲

تاریخ: ۲۲ تير ۱۳۹۰ - ۰۳:۳۳

تبريز- (وحيد زينالي): آرزوي مردم تبريز براي افتتاح پروژه 15 کيلومتري کنارگذر غربي تبريز که موجب خواهد شد ماشينهاي سنگين وارد اين شهر نشود، 10 ساله شد.

کنارگذر غربي تبريز با 15 کيلومتر طول از جمله طرحهايي است که تکميل آن به برطرف شدن معضل بزرگ ترافيک اين کلانشهر کمک بسيار خواهد کرد، اما پس از گذشت 10 سال هنوز به اتمام نرسيده و چشم در افق تصميم مسؤولان دارد.

راه اندازي اين کنارگذر در صدر امور

فرهنگي، نماينده مردم تبريز، آذرشهر و اسکو در مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار ما، در زمينه پروژه 15 کيلومتري کنارگذر غربي تبريز گفت: امکان پايان کنارگذر تبريز سال 90 ارزيابي شده است.

وي افزود: اين کنارگذر از جمله پروژه هايي است که امکان پايان آن در سال 90 وجود دارد و در اولويت اتمام است.

فرهنگي در پاسخ به اين پرسش که مسؤولان امر تأمين اعتبار را گزينه اصلي پايان و افتتاح اين کنارگذر عنوان کرده اند، بيان داشت: راه اندازي اين کنارگذر در صدر اموري است که براي استان بويژه شهر تبريز در نظر گرفته شده است.

تأمين نشدن اعتبار

معاون عمراني استاندار آذربايجان شرقي در گفتگو با خبرنگار ما متذکر شد: کنارگذر غربي تبريز بيش از 10 سال است که در حال احداث است و در سال 79 نماينده وزارت راه و ترابري بخش تملک اراضي اين کنارگذر را به شهرداري واگذار کرد.

محمد اشرف نيا افزود: اما به علت تأمين نشدن اعتبار از سوي شهرداري، اين پروژه مجدداً به وزارت راه و ترابري واگذار شد.

وي ادامه داد: با توجه به عدم اختصاص اعتبارات اين پروژه شاهد عدم پيشرفت زمان بندي آن هستيم.

اين مسؤول اظهار اميدواري کرد، با اختصاص به موقع اعتبارات اين پروژه هرچه زودتر به بهره برداري برسد.

طرح اتصال اتوبان کسايي و کنارگذر غربي تا پايان دهه فجر

اروجعلي عليزاده، مديرکل راه و ترابري آذربايجان شرقي نيز در اين مورد از اعمال تلفيقي طرحهاي ترافيک درون و برون شهري در سه راهي ديزل آباد به عنوان نقطه اتصال کنارگذر غربي و اتوبان کسايي سخن گفت و عنوان کرد: اتوبان کسايي امتداد بزرگراه زنجان- تبريز بوده و الحاق به مسير بازرگان نيز براي اين اتوبان تعريف شده است.

وي همچنين تأکيد کرد: طرح 6 خطه کردن اين اتوبان نيز در دست مطالعه و اقدام است و 12 کيلومتر از اين طرح با پيشرفت بالاي 90 درصد آماده بهره برداري است که مشخص شدن وضعيت تملک و معارضان در اين مسير مي تواند به بهره برداري از طرح اتصال اتوبان کسايي و کنارگذر غربي تا پايان دهه فجر مؤثر باشد.

مردم تبريز تا سال 91 منتظر بمانند!

نماينده شرکت مادر تخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل کشور در گفتگو با خبرنگار ما در خصوص کنارگذر غربي تبريز گفت: در اين پروژه پنج دستگاه پل بزرگ و 60 دستگاه آب رو کوچک توسط شرکت آذرسيماب در حال احداث است. همچنين وي پيشرفت فيزيکي اين پروژه را 95 درصد اعلام کرد.

محمدزاده هدف از اجراي پروژه کنارگذر غربي تبريز را احداث قطعه دوم آزادراه تبريز- مرند از کيلومتر 12/600 تا 14 به اضافه آنتن اتصالي آزادراه تبريز- مرند به جاده موجود چهار خطه تبريز- مرند به طول دو کيلومتر اعلام کرد.

وي همچنين گفت: احداث تقاطع هاي ابتدا و انتهاي آنتن و پل روگذر راه آهن و اصلاح هندسي جاده موجود تبريز- مرند در محل تقاطع به منظور حذف ترافيک ترانزيت عبوري از داخل کلانشهر تبريز و تکميل حلقه مفقودي کمربندي تبريز در محدوده غرب تبريز موجب کاهش زمان سفر ترازيت کالا و مسافر مي شود.اين مسؤول اعتبار مورد نياز براي اتمام هر دو پروژه را 20 ميليارد تومان اعلام کرد و بيان داشت: در صورت تأمين اعتبار، پروژه در سال 1391 قابل بهره برداري است.

کنارگذر غربي تبريز با 15 کيلومتر از جمله طرحهايي است که تکميل آن به معضل بزرگ ترافيک اين کلانشهر کمک بسيار خواهد کرد، اما پس از گذشت 10 سال هنوز به اتمام نرسيده و چشم در افق تصميم دولتمردان دارد.

اين طرح به عنوان محور مواصلاتي محدوده شمال غرب تبريز به جنوب غرب شهر طراحي شده و از طريق اين بزرگراه جاده «تبريز- آذرشهر» به جاده «تبريز- مرند» متصل مي شود و از بار ترافيکي بزرگراه ملت و کارگر (جاده سنتو) به طور قابل ملاحظه اي مي کاهد.