چاه فازهاي 9 و 10 پارس جنوبي با 5/2 سال تاخير آبان ماه تمام مي شود

پرده آخر نمايشي ترين افتتاح يك پروژه نفتي

نمايشي ترين افتتاح يك پروژه نفتي به پرده آخرش نزديك مي شود. مجري فازهاي 9 و 10 پارس جنوبي آبان ماه امسال را تاريخ به مدار آمدن گاز تمام چاه هاي اين فازها اعلام كرد.

کد خبر: ۳۷۱۹۲

تاریخ: ۱۴ شهريور ۱۳۹۰ - ۰۹:۵۵

به گزارش انتخاب به نقل از شرق، اين فازها اسفند 87، سه ماه مانده به انتخابات رياست جمهوري با حضور احمدي نژاد افتتاح شده بود، حالادو سال و نيم از اين افتتاح گذشته است اما گاز اين دو فاز هنوز به طور كامل وارد شبكه گاز كشور نشده است. مجري فازهاي 9 و 10 در جمع خبرنگاران گفت: «24 حلقه چاه فازهاي 9 و 10 تا پايان آبان امسال وارد مدار مي شود.»

به گفته گله داري تا پايان شهريور چاه هاي فاز 10 و تا پايان آ بان سال جاري چاه هاي فاز 9 تكميل خواهند شد: «تا پيش از شروع زمستان 50 ميليون مترمكعب گاز فاز 9 و 10 پارس جنوبي وارد مدار توليد مي شود كه ارزش و اهميت زيادي در درآمدزايي دارد.»

فارس به نقل از گله داري گزارش كرده است: «هم اكنون فاز 10 پارس جنوبي با ظرفيت توليد روزانه 17ميليون مترمكعب گاز و فاز 9 با ظرفيت توليد 18ميليون مترمكعب گاز در مدار بهره برداري قرار دارد.» مجري فازهاي 9 و 10، تصريح كرد: در شرايط كنوني تنها هفت حلقه چاه از فاز 9 در مدار توليد است. اين دو فاز دو سال و نيم پيش چگونه افتتاح شد؟!

كاهش توليد نفت به خاطر نيامدن 9 و 10
مجري فاز 9 و 10 در ادامه گفت وگويش با خبرنگاران نكته اي را گفت كه اصل ماجرا را در دل دارد: «براساس قرارداد تا پيش از شروع فصل سرما با توليد روزانه 50 ميليون مترمكعب گاز از فازهاي 9 و 10 اين گاز وارد پالايشگاه هاي فازهاي 9 و 10 مي شود و به همين ميزان گاز ترش فازهاي 6 و 7 و 8 كه پيش از اين در پالايشگاه فازهاي 9 و 10 تصفيه مي شد براي تزريق به ميدان نفتي آغاجاري اختصاص مي يابد.»

در اين 5/2 سال گازي كه بايد به ميدان نفتي آغاجاري تزريق مي شد تا توليد نفت افت نكند به نام فازهاي 9 و 10، وارد پالايشگاه مي شد تا 9 و 10 افتتاح شده تلقي شود. نكته اي كه مديرعامل شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب هم ديروز در گفت وگويش با مهر در پرده منتقد آن شد: «در مسير خط لوله تزريق، انشعاباتي به پالايشگاه هاي گاز كشيده شده كه منجر به انتقال گازهاي ترش پارس جنوبي به جاي مخازن نفتي به پالايشگاه ها شد.»

عدم پيشرفت به موقع فازهاي 9 و 10 علاوه بر اينكه كشور را 5/2 سال از توليد كامل روزانه 50 ميليون مترمكعب آن هم از يك ميدان مشترك محروم ساخته باعث تزريق نشدن گاز فازهاي 6 و 7 و 8 به ميدان نفتي آغاجاري و كاهش توليد نفت هم شده است.

پالايشگاه هاي فاز 9 و 10 ميدان پارس جنوبي اسفندماه 1387 پس از صرف ميلياردها تومان تبليغات به طور رسمي افتتاح شد و مقرر شده بود در كوتاه ترين زمان ممكن بخش فراساحلي و چاه هاي دريايي اين دو فاز مشترك با قطر هم راه اندازي شوند. تاكنون 845 روز از افتتاح رسمي اين دو فاز مشترك گازي مي گذرد و با وجود وعده هاي مختلف شركت ملي نفت ايران هنوز 75درصد از چاه هاي گازي فازهاي 9 و 10 پارس جنوبي قادر به توليد گاز طبيعي از مخزن مشترك با قطر در آب هاي خليج فارس نيستند.

در طرح توسعه فاز 9 و 10 پارس جنوبي حفاري 24 حلقه چاه گازي برنامه ريزي شده و قرار بود با تكميل و راه اندازي اين تعداد چاه دريايي روزانه 50 ميليون مترمكعب گاز ترش از پارس جنوبي استخراج و براي شيرين سازي به پالايشگاه هاي ساحلي ارسال شود. با وجود آماده بودن پالايشگاه هاي خشكي فاز 9 و 10 پارس جنوبي در زمستان سال 1387 اما به دليل توقيف كشتي حامل تجهيزات سرچاهي و درون چاهي اين پروژه، عملاامكان افتتاح رسمي اين پروژه پنج ميليارد دلاري وجود نداشت اما مسوولان وقت با وجود ناآماده بودن چاه ها اقدام به افتتاح نمايشي اين فازها كردند.

در مراسم افتتاح اين پروژه در عسلويه مسوولان وقت وزارت نفت وعده دادند كه تا شهريورماه سال 1388 چاه هاي اين دو فاز مشترك گازي راه اندازي مي شود اما در نهايت ارديبهشت ماه سال 1389 ابتدا چهار چاه و سپس آذر سال گذشته سه چاه راه اندازي شدند.

هدف از طرح توسعه فاز 9 و 10 پارس جنوبي توليد روزانه 50 ميليون مترمكعب گاز، استخراج روزانه 80 هزار بشكه ميعانات گازي براي صادرات، سالانه يك ميليون تن آن براي مصرف پتروشيمي، سالانه يك ميليون و 50 هزار تن گاز مايع (ال.پي.جي) و روزانه 400 تن گوگرد است. به عبارت ديگر، تاخير در راه اندازي هر چاه مشترك گازي در پارس جنوبي علاوه بر عدم توليد گاز طبيعي توقف توليد ميعانات گازي، گوگرد گرانول، بوتان، هگزان و پروپان به عنوان برش هاي گران قيمت گاز طبيعي را به همراه دارد.

عدم النفع هر فاز پارس جنوبي چند ميليارد دلار است؟
به گزارش مهر، برآوردهاي كارشناسي شده در سطح كلان شركت ملي نفت ايران نشان مي دهد در شرايط فعلي ارزش هر يك هزار مترمكعب گاز توليدي پارس جنوبي با قيمت هاي منطقه اي حدود 140 دلار (قيمت گاز وارداتي از تركمنستان) بوده و به عبارت ديگر اگر هر فاز استاندارد پارس جنوبي روزانه يك ميليارد فوت مكعب گاز توليد كند حدود 5/3 ميليون دلار زيان فقط از محل عدم توليد گاز نصيب اقتصاد ملي مي شود.

از سوي ديگر، ظرفيت توليد ميعانات گازي هر فاز استاندارد پارس جنوبي روزانه 40 هزار بشكه است كه با احتساب قيمت بشكه اي صددلاري روزانه چهار ميليون دلار در اين بخش و با در نظرگرفتن عدم توليد مايعات گازي شامل اتان، متان، بوتان، پنتان، هگزان و گوگرد گرانول هم روزانه بيش از 5/1 ميليون دلار ضرر عايد كشور مي شود.

بر اين اساس، با يك محاسبه ساده تاخير در راه اندازي هر فاز پارس جنوبي روزانه 9 ميليون دلار، ماهانه 270 ميليون دلار و سالانه حدود 3/3 ميليارد دلار در پايين ترين وضع زيان را نصيب اقتصاد ملي مي كند و از اين رو در بهترين شرايط تا تير گذشته عدم راه اندازي 16 حلقه چاه فاز 9 و 10 پارس جنوبي حدود شش ميليارد دلار زيان را براي اقتصاد كشور به ارمغان آورده است.

موسي سوري خردادماه امسال درباره دلايل تاخير در راه اندازي چاه هاي فازهاي 9 و 10 پارس جنوبي و عدم النفع چند ميليارد دلاري عدم برداشت گاز از اين دو فاز به مهر گفته بود: در آينده هفت چاه جديد گازي در مدار بهره برداري قرار مي گيرد و مطابق با برنامه زمان بندي تا پايان آذرماه امسال تمامي چاه هاي گازي اين دو فاز مشترك با قطر به طور كامل راه اندازي خواهند شد.

وي با اعلام اينكه تاخير به وجود آمده در اين دو فاز مشترك گازي را قبول داريم، اظهارداشت: ما با تلاش متخصصان داخلي سعي در كاهش زمان راه اندازي فازهاي مختلف پارس جنوبي داريم. حميدرضا كاتوزيان، رييس كميسيون انرژي مجلس هم اخيرا با تاكيد بر اينكه تا سال 1391 هم چاه هاي باقيمانده فاز 9 و 10 پارس جنوبي وارد مدار بهره برداري نخواهند شد به مهر گفته است: امسال روي گاز هيچ يك از فازهاي پارس جنوبي حساب نمي كنيم.

گاز تزريق چاه هاي نفت به پالايشگاه ها مي رود

مديرعامل شركت مناطق نفت خيز جنوب با اشاره به ضرورت تزريق گاز به 30 ميدان نفتي خوزستان از انتقال گازهاي تزريق گاز به پالايشگاه ها خبر داد و گفت: امسال با حفر چاه هاي جديد توليد نفت افزايش مي يابد.

هرمز قلاوند در گفت وگو با مهر با بيان اينكه در حال حاضر 30 ميدان در مناطق نفت خيز جنوب نياز به گاز طبيعي براي تزريق و توليد صيانتي دارند، گفت: در حال حاضر گازهاي فازهاي پارس جنوبي، ميادين آغاجاري و دالان و شبكه سراسري سه منبع تامين گاز مورد نياز براي تزريق به مخازن نفتي كشور هستند.

مديرعامل شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب با اعلام اينكه براي سال جاري تزريق روزانه حدود 111ميليون متر مكعب گاز طبيعي به مخازن نفتي مناطق نفت خيز جنوب هدف گذاري شده بود، تصريح كرد: امسال به طور متوسط روزانه حدود 80 ميليون متر مكعب گاز به مخازن نفتي تزريق شده است. اين عضو هيات مديره شركت ملي نفت درخصوص طرح تزريق گاز به مخازن نفتي آغاجاري بيان كرد: در طرح تزريق گاز مخازن نفتي آغاجاري تحويل روزانه حدود 56 ميليون متر مكعب گاز طبيعي برنامه ريزي شده بود.

وي با تاكيد بر اينكه اما خط لوله پنجم سراسري ظرفيت تزريق بيش از 20 تا 25 ميليون متر مكعب گاز به مخازن نفتي آغاجاري را ندارد، اظهار داشت: در مسير اين خط لوله تزريق انشعاباتي به پالايشگاه هاي گاز كشيده شده است كه منجر به انتقال گازهاي ترش پارس جنوبي به جاي مخازن نفتي به پالايشگاها مي شود. قلاوند با اعلام اينكه در تاسيسات تزريق گاز آغاجاري هفت ترين تزريق گاز ساخته شده است، تاكيد كرد: با اين وجود تنها سه ترين براي تزريق گاز فعال بوده و مابقي واحدها به دليل نبود گاز غيرفعال است.

تزريق روزانه دوميليارد فوت مكعب گاز فازهاي شش تا هشت پارس جنوبي به مخزن آغاجاري براي دستيابي به دوميليارد بشكه نفت بيشتر، افزايش برداشت و جلوگيري از كاهش فشار مخزن و بالابردن توليد تا سقف 300 هزار بشكه در روز از مهم ترين اهداف راه اندازي طرح تزريق گاز به چاه هاي نفتي آغاجاري است. شركت ملي نفت ايران براي اجرايي كردن اين طرح ملي ساخت ايستگاه تزريق گاز، حفاري 19 حلقه چاه تزريق جديد، سه حلقه چاه تعميري در بخش بالادستي و خط لوله پنجم سراسري به طول 504كيلومتر و سه ايستگاه تقويت فشار گاز را در برنامه خود گنجانده بود.