خلف وعده وزیر راه/ تعریض جاده بروجرد - ملایر به دهه فجر نمی رسد!

کد خبر: ۵۰۰۲۷

تاریخ: ۲۳ دی ۱۳۹۰ - ۱۷:۰۳

وزیر راه و شهرسازی وعده کرده بود با تامین اعتبار تعریض محور بروجرد - ملایر مسافران و مردم این شهرستان در دهه فجر سالجاری از محور مرگ رهایی یابند ولی مطابق آخرین پیگیری های خبرنگار مهر این امر محقق نخواهد شد.

به گزارش انتخاب به نقل از مهر، جاده بروجرد - ملایر یکی از حادثه خیزترین محورهای مواصلاتی استان لرستان است که مطابق آمارها به طور هفتگی در این محور بر اثر تصادفات جاده ای جان چندین نفر از مسافرین گرفته می شود و بسیاری از تصادفات خونین بروجرد در همین محور به وقوع می پیوندد.

روند تعریض محور بروجرد - ملایر کند است

این در حالیست که با توجه به مخاطراتی که این محور برای مردم شهرستان بروجرد داشت کار تعریض آن با پیگیری نمایندگان بروجرد در مجلس شورای اسلامی آغاز شد ولی متاسفانه روند کار در این زمینه به دلیل کمبود اعتبارات کند است.

عملیات احداث چهار خطه بروجرد - اشترینان در دو فاز 8 کیلومتری در قالب فاز اول از بروجرد تا اشترینان و فاز دوم از اشترینان تا روستای دهریز در حال حاضر در دست عملیات زیرسازی برای آسفالت است.

جاده ای با روزانه یک قربانی

این در حالیست که با توجه به خطرناک بودن این محور و تردد فراوان در آن باید زمینه تسریع در عملیات اجرایی این پروژه فراهم شود زیرا محور بروجرد - اشترینان - ملایر به عنوان شریان اصلی مواصلاتی بروجرد با استانهای همجوار از جمله همدان محسوب می شود و باید از امنیت کامل برای مسافران برخوردار باشد.

با این اوصاف روند کند عملیات اجرایی چهارخطه بروجرد - اشترینان موجب شده است که همچنان این جاده شاهد تصادفات خونین باشد به طوریکه ما شاهد این هستیم که روزانه جان یک نفر در این جاده گرفته می شود و مسافران همواره با ترس و دلهره در این محور رفت و آمد می کنند.

مطابق برخی آمار غیررسمی در شش ماه نخست سالجاری بیش از 40 نفر در این محور مواصلاتی بر اثر تصادفات رانندگی کشته و زخمی شدند.

خلف وعده علی نیکزاد برای تامین اعتبار پروژه

با این تفاسیر در سفر ششم مهرماه سالجاری وزیر راه و شهرسازی به دنبال انتشار گزارش خبرگزاری مهر علی نیکزاد از محور یاد شده بازدید و وعده کرد که اعتبار مورد نیاز برای تعریض و بهسازی این محور تامین شود.

وی که با خبرنگار مهر گفتگو می کرد در این رابطه اظهار داشت: ما قول اعتباری بالغ بر یک میلیارد تومان برای اجرای این پروژه را داده ایم که تا کنون مبلغی بالغ بر 750 میلیون تومان از آن پرداخت شده است.

وزیر راه و شهرسازی دولت دهم همچنین با بیان اینکه در سفر یاد شده نیز اعتباراتی برای این پروژه در نظر گرفته می شود، عنوان کرد: اعتباری بیش 5 میلیارد تومان دیگر برای تکمیل این پروژه اختصاص خواهیم داد.

نیکزاد ادامه داد: در صورت تامین به موقع اعتبارات پروژه بروجرد - اشترینان - ملایر تا دهه فجر سالجاری به بهره برداری خواهد رسید.

اعتباری برای ادامه کار در دست نداریم!

این وعده وزیر راه و شهرسازی با گذشت بیش از دو ماه از سفر علی نیکزاد هنوز محقق نشده است تا این بار پس از انتقاد فرمانده پلیس راه استان لرستان، رئیس اداره راه و ترابری شهرستان بروجرد در این زمینه اظهار نظر کند.

غلامحسین هدایت پور در رابطه با روند عملیات چهار خطه کردن محور بروجرد - اشترینان - ملایر اظهار داشت: در حال حاضر این پروژه با پیشرفت 70 درصدی در بخش عملیات زیرسازی و خاکی در حال اجراست و با اتمام عملیات زیرسازی آن بلافاصله عملیات روسازی و آسفالت پروژه آغاز خواهد شد.

وی افزود: از زمان بازدید وزیر راه و شهرسازی تا کنون مبلغی به عنوان اعتبار برای این پروژه اختصاص نیافته است و ما در حال حاضر برای ادامه کار اعتباری در دست نداریم.

پروژه به دهه فجر نخواهد رسید؛ شاید هفته دولت سال آینده!

رئیس اداره راه و ترابری شهرستان بروجرد ادامه داد: البته این پروژه یک پروژه عظیم است که برای اجرای کامل آن هم زمان و هم اعتبار زیادی نیاز داریم.

هدایت پور تصریح کرد: با توجه به روند فعلی پروژه، امکان بهره برداری آن به هفته دولت در سال 91 موکول می شود و اینکه بتوان پروژه را در دهه فجر به افتتاح برسانیم امکان پذیر نیست.

به هر روی امید می رود با توجه به نگاه مثبت و توجه ویژه وزیر راه و شهرسازی به استان لرستان شاهد تحقق این وعده علی نیکزاد برای حذف جاده مرگ از محورهای مواصلاتی بروجرد و استان باشیم.