فاصله دولت ازپیش بینی و عملکرد بودجه ۹۰؛ خاتمه ۹۴ طرح عمرانی از میان ۷۴۶ طرح!

کد خبر: ۵۴۳۲۲

تاریخ: ۱۳ اسفند ۱۳۹۰ - ۱۸:۰۰

652 طرح که در لایحه بودجه سال 1390 قرار بود به اتمام برسد در لایحه بودجه سال 1391 تکرار شده و ردیف بودجه ای دریافت کرده اند.

به گزارش خبرنگارقانون بررسی ها  از بودجه سال 90 دولت نشان می دهد از میان 746 طرحی که قرار بود در قالب بودجه سال 1390 به پایان برسد،تنها 94 طرح خاتمه یافته و 652 طرح به سال 1391 منتقل شده اند و دوباره ردیف بودجه ای دریافت کرده اند.

در لایحه بودجه سال 1390 حدود 2546 طرح عمرانی پیش بینی شده بود که مقرر بود از این تعداد 746 طرح عمرانی پایان یابد اما بررسی ها نشان می دهد تنها 94 طرح خاتمه یافته است و این فاصله عظیم پیش بینی ها و عملکرد را در حوزه طرح های عمرانی نشان می دهد . دوره اجرای طرح های عمرانی در ایران طولانی است و همین مساله هزینه های گزافی را به اقتصادی کشور تحمیل کرده است.

طرح های نیمه تمام همواره طی سال های گذشته یکی از مهمترین بحران های اقتصاد ایران بوده اند به طوری که طی سال های گذشته آغاز طرح عمرانی جدید ممنوع اعلام شد و مقرر شد آغاز طرح های جدید با در نظر گرفتن منابع مالی کشور صورت گیرد .

پیش از این آغاز طرح ها بدون در نظر گرفتن قدرت واقعی اقتصاد سبب شده است طرح های متعددی نیمه تمام مانده و در برخی موارد به دلیل طولانی شدن دوره اجرا حتی توجیه فنی و اقتصادی خود را نیز ار دست بدهند و زمانی به اتمام برسند که فاقد کارایی برای اقتصاد کشور هستند.

در لایحه بودجه سال 1390 اعتباری برابر با 45131 میلیارد ریال به طرح های در شرف اتمام اختصاص یافته بود اما در لایحه بودجه سال 1391 44110 میلیارد ریال به 652 طرحی که به سال 1391 منتقل شده اند اختصاص یافته و رقمی برابر با 86942 میلیارد ریال نیز برای سال های آتی این طرح ها در نظر گرفته شده است.

این وضعیت نشان دهنده برآورد نادرست درباره طرح های عمرانی و زمان اتمام آن است.

طرح های مذکور به حوزه های عمومی، نظامی، دفاعی و افتصادی اختصاص داشته اند و مرکز پزوهشهای مجلس شورای اسلامی فهرست طرح ها و میزان اعتبار آنها در سال 1391 و سال های بعد را به شرح زیر منتشر کرده است.