۴۵ روز گذشت؛ فقط ۲۵۰ خانه در مناطق زلزله زده آذربایجان ساخته شد!

کد خبر: ۷۸۰۴۵

تاریخ: ۰۶ مهر ۱۳۹۱ - ۱۷:۴۴

درحالی که 45 روز از زلزله آذربایجان شرقی می گذرد، خبر می رسد که تنها 250 خانه بازسازی شده در مناطق زلزله زده، آماده تحویل شده است.

به گزارش «انتخاب» به نقل از خبر؛ این خبر را استاندار  آذربایجان شرقی داده است.

پیش از این وزیر راه و شهرسازی وعده داده بود 45 روزه خانه های تخریب شده بازسازی می شود. (اینجا را بخوانید) هرچند وعده بعدی هم برای نیمه آبان بود. (اینجا) اما در آماری که استاندار آذربایجان شرقی و رییس بنیاد مسکن می دهند، به نظر نمی رسد تا آن موقع هم اتفاق خاصی بیفتد.

احمد علیرضابیگی در بازدید از مناطق زلزله زده شهرستان هریس آمار و مراحل بازسازی واحدهای مسکونی را چنین بیان کرد: بیش از 10 هزار واحد پی کنی شده و پنج هزار و 500 واحد نیز به مرحله فونداسیون رسیده است.

به گفته او 95 درصد آوار برداری ها به اتمام رسیده است: نباید سرعت باعث کم شدن کیفیت در بازسازی ها شود.

استاندار آذربایجان شرقی درباره کاربری کانکس هایی که در روستاها نصب شده است، گفت: کانکس هایی که در روستاها نصب می شوند برای نگهداری علوفه و انباری هستند، اما طوری طراحی شده اند که در صورت بارش برف و باران می توان از آنها برای اسکان موقت استفاده کرد.

به گزارش ایرنا، علیرضا تابش، رییس بنیاد مسکن کشور هم در این بازدید از رشد 11 درصدی آواربرداری نسبت به هفته قبل خبر داد: آمار آواربرداری ما در منطقه به 12 هزار و 900 واحد رسیده است. 9 هزار و 771 واحد پی کنی انجام شده که نسبت به روز قبل 500 واحد اضافه شده است. پنج هزار و 578 واحد آرماتوربندی شده که روزانه 500 واحد افزایش می یابد و همچنین دو هزار و 776 واحد بتن ریزی فونداسیون و 859 واحد اسکلت بندی در این مناطق انجام شده است.

تابش همچنین از نصب هزار و 200 واحد کانکس خبر داد و گفت: تا آخر هفته این رقم به بالای دو هزار واحد می رسد.