پیشرفت 20 درصدی ساخت پالایشگاه بعد از 84 ماه

کد خبر: ۸۷۴۳۰

تاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۹۱ - ۱۱:۴۴

فارس: پالایشگاه بزرگ گازی بیدبلند 2 که در ابتدا قرار بود 35 ماهه احداث شود، با گذشت 84 ماه تنها 20درصد پیشرفت دارد و کسی پاسخگوی علت کندی این پروژه نیست.

به جرات می‌توان گفت که یکی از بزرگترین قراردادهای صنعت گاز ایران امضای تفاهم‌نامه ساخت پالایشگاه بید بلند دو و پالایشگاه پارسیان بود.

ساخت پالایشگاه بیدبلند دو یکی از بزرگترین پروژه‌های صنعت گاز در برنامه چهارم و پنجم به شمار می‌رود، زیرا که هدف از اجرای این پروژه، تولید روزانه 57 میلیون متر مکعب گاز طبیعی، تولید سالانه 1.48 میلیون تن اتان برای تامین خوراک پتروشیمی گچساران، تولید 1.5 میلیون تن گاز مایع برای صادرات و تولید 400 هزار تن میعانات گازی برای صادرات است.

براساس تفاهم‌نامه ساخت و سرمایه‌گذاری این پروژه بزرگ که بین بانک صادرات و شرکت ملی گاز منعقد شده بود، مقرر شد تا چهار میلیارد دلار اعتبار برای ساخت این 2 طرح بزرگ پالایشگاهی سرمایه‌گذاری شود که 80 در صد از این میزان بودجه توسط بانک صادرات و 20 درصد باقی مانده توسط شرکت ملی گاز تامین شود.

با این وجود با گذشت حدود 22 ماه از امضای این قرارداد بزرگ سرمایه‌گذاری گازی نه تنها هیچ‌گونه منابع مالی برای تامین اعتبار پالایشگاه گاز بیدبلند دو اختصاص نیافته است که عدم وجود نقدینگی منجر به توقف عملیات اجرایی ساخت این پالایشگاه گازی شده و هم اکنون این پروژه تنها 20 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

برخی از مسئولان شرکت ملی گاز علت تاخیر در احداث این پروژه بزرگ ملی را بی توجهی شرکت انرژی سپهر عنوان کردند که به نیابت از بانک صادرات در این پروژه مشغول به کار بوده است و حتی مدعی شدند که پس از امضای این تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری، بانک صادرات تاکنون رقم ناچیزی از اعتبارات را به این پروژه تزریق کرده است.

مهدی جمشیدی‌ دانا مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز چندی پیش در جمع خبرنگاران درباره دلایل تاخیرهای ساخت پالایشگاه گازبیدبلند 2، اعلام کرده بود سوء استفاده مالی اخیر بانکی در بانک صادرات موجب کند ‌شدن اجرای طرح «پالایشگاه بید‌بلند 2» شده است.

این مقام مسئول با اعلام اینکه در حال حاضر تمامی کالاهای مورد نیاز ساخت پروژه گازی تامین شده است، تصریح کرده بود: با این وجود اخیرا برای تسریع در عملیات ساخت و ساز پالایشگاه بیدبلند دو تصمیات خوبی اتخاذ شده است، از جمله این که بانک صادرات حجم سرمایه‌گذاری در این پروژه ملی را افزایش دهد.

آن چه که این مقام مسئول از آن خبر می‌داد جلسه ای بود که طرفین قرار داد با مسئولان بانک مرکزی گذاشته بودند، تا ال سی (خط اعتبار اسنادی) به ارزش 650 میلیون یورو برای این دو پروژه باز شود.

اما در یکی دو ماه اخیر همه چیز به یکباره متوقف شد و دیگر خبری از گشایش ال سی و تزریق پول به این پروژه نبود و حتی به یکباره اعلام شد که شرکت انرژی سپهر منحل شده است و اخیرا نیز مسئولان بانک صادرات و بانک مرکزی اعلام کرده‌اند، بانک صادرات از این دو پروژه بزرگ شرکت ملی گاز خارج شده است.

پس از اعلام این خبر برای تعیین تکلیف این پروژه ملی که به نظر می‌رسد، از این پس می‌توان آن را به عنوان پروژه نیمه تمام تلقی کرد، با مسئولان شرکت ملی گاز ایران تماس گرفتیم که متاسفانه به دلیل مشغله زیاد مدیرعامل و قائم مقام این شرکت نتوانستیم با آنها صحبت کنیم تا مشخص شود، تکلیف این پروژه در آینده چه خواهد شد.

گزارش خبرنگار فارس اضافه می‌کند، برای آنکه در آینده از این مطلب سو استفاده نشود، همانطور که در ابتدای این گزارش به آن اشاره شده است، در واقع احداث این پروژه مربوط به سال 1380 است، به طوری که شورای اقتصاد در اسفند ماه سال 1379 با صدور مصوبه‌ای ساخت پالایشگاه گاز بیدبلند 2 را تصویب کرد و از سال 1380 با مصوبه هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران، عملیات ساخت این پالایشگاه گاز به شرکت ملی گاز واگذار شده است.

در سال 1381 طراحی پایه پالایشگاه گاز بید بلند 2 به یک شرکت کانادایی واگذار شد و در نهایت با تکمیل مطالعات پایه مدارک مناقصه این طرح در سال 1382 تکمیل شد.

در سال 1383 مناقصه بین‌المللی برگزار شد و در تیر ماه 1384 اجرای بخش الف و ب به کنسرسیوم هایی متشکل از شرکتهای داخلی و خارجی واگذار شد که با خروج شرکتهای خارجی از طرح و اصلاح مصوبه شورای اقتصاد در آبان ماه 1385 و به دنبال تصمیم مدیران وقت شرکت ملی گاز اجرای بخشهای مختلف پالایشگاه گازی بیدبلند 2 به سازندگان و پیمانکاران داخلی واگذار شد.

پالایشگاه گاز بیدبلند 2 در 15 کیلومتری شمال غرب شهرستان بهبهان قرار دارد که براساس برنامه اولیه قرار بود، این پالایشگاه در مدت 35 ماه احداث شود ولی تا کنون با گذشت 84 ماه هنوز به جز ساختمان نگهبانی و اداری هیچ تجهیزاتی در این پالایشگاه نصب نشده است.